From daniel.baumann at bfh.ch  Wed May  6 08:14:02 2026
From: daniel.baumann at bfh.ch (Daniel Baumann)
Date: Wed, 6 May 2026 08:14:02 +0200
Subject: Reporting: 6.5.2026
Message-ID: <a5331013-e817-400b-af8f-7a3dfab4e5d5@bfh.ch>

# Reporting: 6.5.2026

## 1. Datacenter: Server Hardware-Rochade (uncommited Objective)

   * Arbeiten noch nicht begonnen.

## 2. Network: Rollout (commited Objective)

   * laufend: Finkenhubel 3 AP Ersatz kaputte UKV Kabel durch Elektriker
   * warten: Debugging mGig UKV Quellgasse, wartet auf Elektriker via 
gbs2/sop2
   * pausiert: Debugging Flapping im Underlay Solothurnstrasse, warten 
auf Logs nach Massnahmen
   * laufend: Rollout Hallerstrasse 8 und 10

## 3. Firewall Refactoring (commited Objective)

   * Arbeiten pausiert fuer vpn-ext.

## 3. Linux: Debian Packages fuer Ceph 19 und Ceph 20 (uncommited 
Objectives)

   * Arbeiten noch nicht begonnen.

## 4. Linux: Self-Service Portal (carry over Objective)

   * Arbeiten pausiert fuer vpn-ext.

## 5. Linux: RADIUS Lifecycle (uncommited Objective)

   * Arbeiten noch nicht begonnen.

## 6. Cloud: OpenStack Pilot / OpenStack Upgrade (commited Objectives)

   * Arbeiten verzoegert wegen vpn-ext.

## 7. Team

   * keine Arbeiten im Wartungsfenster am 12.5.2026 geplant

## 8. vpn-ext (unplanned Objective)

   * Einfuehrung abgeschlossen, kleinere TODOs gemaess Backlog.

Gruesse,
Daniel

-- 
Berner Fachhochschule / Bern University of Applied Sciences
Services / IT-Services
Daniel Baumann
Teamleiter Linux & Infrastructure Services
___________________________________________________________
Dammweg 3, CH-3013 Bern
Telefon direkt +41 31 848 48 22
Telefon Servicedesk +41 31 848 48 48
daniel.baumann at bfh.ch
https://bfh.ch
https://bfh.info


From daniel.baumann at bfh.ch  Wed May 13 07:42:19 2026
From: daniel.baumann at bfh.ch (Daniel Baumann)
Date: Wed, 13 May 2026 07:42:19 +0200
Subject: Reporting: 13.5.2026
Message-ID: <1f11f0ed-0d4e-4903-bac6-f726247825c9@bfh.ch>

# Reporting: 13.5.2026

## 1. Datacenter: Server Hardware-Rochade (uncommited Objective)

   * Arbeiten noch nicht begonnen.

## 2. Network: Rollout (commited Objective)

   * laufend: Finkenhubel 3 AP Ersatz kaputte UKV Kabel durch Elektriker
   * warten: Debugging mGig UKV Quellgasse, wartet auf Elektriker via 
gbs2/sop2
   * pausiert: Debugging Flapping im Underlay Solothurnstrasse, warten 
auf Logs nach Massnahmen
   * abgeschlossen: Rollout Hallerstrasse 8 und 10
   * begonnen: Fellerstrasse

## 3. Firewall Refactoring (commited Objective)

   * Arbeiten abgebrochen fuer vpn-ext.

## 3. Linux: Debian Packages fuer Ceph 19 und Ceph 20 (uncommited 
Objectives)

   * Arbeiten noch nicht begonnen.

## 4. Linux: Self-Service Portal (carry over Objective)

   * Arbeiten abgebrochen fuer vpn-ext.

## 5. Linux: RADIUS Lifecycle (uncommited Objective)

   * Arbeiten noch nicht begonnen.

## 6. Cloud: OpenStack Pilot / OpenStack Upgrade (commited Objectives)

   * Arbeiten verzoegert wegen vpn-ext.

## 7. Team

   * Arbeiten im naechsten Wartungsfenster:

     - Wann:   Dienstag, 19. Mai, 17:00-22:00
     - Was:    Upgrade EOS auf allen Switches auf neue Major Version
     - Impact: Unterbruch im Uplink von allen Fabrics wegen Arista Bug 
(wird mit der neuen Version behoben). 15 Minuten Unterbruch fuer Clients 
im neuen Netz (waehrend Switch reboot)

     Es kann sein, dass es nicht fuer alle Switches reicht, gegebenfalls 
braucht es das Wartungsfenster eine Woche spaeter (26. Mai) zum Abschluss.

## 8. vpn-ext (unplanned Objective)

   * Einfuehrung abgeschlossen, kleinere TODOs gemaess Backlog.

Gruesse,
Daniel

-- 
Berner Fachhochschule / Bern University of Applied Sciences
Services / IT-Services
Daniel Baumann
Teamleiter Linux & Infrastructure Services
___________________________________________________________
Dammweg 3, CH-3013 Bern
Telefon direkt +41 31 848 48 22
Telefon Servicedesk +41 31 848 48 48
daniel.baumann at bfh.ch
https://bfh.ch
https://bfh.info


From daniel.baumann at bfh.ch  Wed May 27 08:14:29 2026
From: daniel.baumann at bfh.ch (Daniel Baumann)
Date: Wed, 27 May 2026 08:14:29 +0200
Subject: Reporting: 20.5.2026
Message-ID: <cd173327-5799-4245-9f7a-b56229d40ef8@bfh.ch>

# Reporting: 20.5.2026

## 1. Datacenter: Server Hardware-Rochade (uncommited Objective)

   * Arbeiten noch nicht begonnen.

## 2. Network: Rollout (commited Objective)

   * laufend: Finkenhubel 3 AP Ersatz kaputte UKV Kabel durch Elektriker,
     warten auf gbs4
   * warten: Debugging mGig UKV Quellgasse, wartet auf Elektriker via 
gbs2/sop2
   * pausiert: Debugging Flapping im Underlay Solothurnstrasse, warten 
auf Logs nach Massnahmen
   * laufend: Fellerstrasse

## 3. Firewall Refactoring (commited Objective)

   * Arbeiten abgebrochen fuer vpn-ext.

## 4. Linux: Debian Packages fuer Ceph 19 und Ceph 20 (uncommited 
Objectives)

   * Arbeiten noch nicht begonnen.

## 5. Linux: Self-Service Portal (carry over Objective)

   * Arbeiten abgebrochen fuer vpn-ext.

## 6. Linux: RADIUS Lifecycle (uncommited Objective)

   * Arbeiten noch nicht begonnen.

## 7. Cloud: OpenStack Pilot / OpenStack Upgrade (commited Objectives)

   * Arbeiten verzoegert wegen vpn-ext.

## 8. Team

   * Arbeiten im naechsten Wartungsfenster:

     - Wann:   Dienstag, 26. Mai, 17:00-22:00
     - Was:    Upgrade EOS auf allen Switches auf neue Major Version
     - Impact: Unterbruch im Uplink von allen Fabrics wegen Arista Bug 
(wird mit der neuen Version behoben). 15 Minuten Unterbruch fuer Clients 
im neuen Netz (waehrend Switch reboot)

## 9. vpn-ext (unplanned Objective)

   * Einfuehrung abgeschlossen, kleinere TODOs gemaess Backlog.

Gruesse,
Daniel

-- 
Berner Fachhochschule / Bern University of Applied Sciences
Services / IT-Services
Daniel Baumann
Teamleiter Linux & Infrastructure Services
___________________________________________________________
Dammweg 3, CH-3013 Bern
Telefon direkt +41 31 848 48 22
Telefon Servicedesk +41 31 848 48 48
daniel.baumann at bfh.ch
https://bfh.ch
https://bfh.info


From daniel.baumann at bfh.ch  Wed May 27 08:14:33 2026
From: daniel.baumann at bfh.ch (Daniel Baumann)
Date: Wed, 27 May 2026 08:14:33 +0200
Subject: Reporting: 27.5.2026
Message-ID: <ab89ef08-e8fe-4b89-9e1c-ea8c6750008a@bfh.ch>

# Reporting: 27.5.2026

## 1. Network: Arista Rollout (commited Objective)

   * warten: Finkenhubel 3 AP Ersatz kaputte UKV Kabel durch Elektriker,
     warten auf gbs4
   * warten: Debugging mGig UKV Quellgasse, wartet auf Elektriker via 
gbs2/sop2
   * pausiert: Debugging Flapping im Underlay Solothurnstrasse, warten 
auf Logs nach Massnahmen
   * laufend: Fellerstrasse, Schwabstrasse

## 2. Admin: Plattformstrategie (commited Objective)

   * laufend: wir erleidigen die an uns herangetragenen Arbeiten

## 3. Admin: Arista WTO (Iteration 9.1)

   * laufend: wir erleidigen die an uns herangetragenen Arbeiten

## 4. Netzwerk: OOB Lifecycle / Arista Lab (uncommited Objective)

   * Arbeiten noch nicht begonnen.

## 5. Uebergangsprojekte (Iteration 9.1)

   * Selektion gestartet.

## 6. vpn-ext (carry-over)

   * kleinere TODOs gemaess Backlog.

## 7. Team

   * keine Arbeiten im naechsten Wartungsfenster (2.6.) geplant.

Gruesse,
Daniel

-- 
Berner Fachhochschule / Bern University of Applied Sciences
Services / IT-Services
Daniel Baumann
Teamleiter Linux & Infrastructure Services
___________________________________________________________
Dammweg 3, CH-3013 Bern
Telefon direkt +41 31 848 48 22
Telefon Servicedesk +41 31 848 48 48
daniel.baumann at bfh.ch
https://bfh.ch
https://bfh.info


